---
title: "3. Köprüde Çalışmaların Yüzde 70'i Tamamlandı"
date: "2015-07-09 21:45:01"
author: "DHA"
tags: "İstanbul"
canonical_url: "https://www.mynet.com/3-koprude-calismalarin-yuzde-70i-tamamlandi-180101884947"
original_url: "https://www.mynet.com/3-koprude-calismalarin-yuzde-70i-tamamlandi-180101884947"
---
# 3. Köprüde Çalışmaların Yüzde 70'i Tamamlandı
\- ÜÇÜNCÜ Boğaz Köprüsü'ndeki çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Dünyanın en geniş asma köprüsü özelliğini taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alınan bilgiye göre, köprünün en önemli kısımlarından olan 59 çelik tabliyenin 18 tanesi, 9'u Avrupa yakasına, 9'u Asya yakasına olmak üzere yerleştirilip montaj işlemleri tamamlandı. 3. köprünün çelik tabliyelerinin ilerlemesi yüzde 30,5 seviyesine ulaştı. Köprünün her iki yakasında bulunan kuleler de 304,5 metreye ulaştı. İtalya'dan getirilen kulenin semerinin birkaç gün içerisinde montaj işlemi yapılacak. Kulenin dağıtım semeri ve kablo bileziklerinin döküm işleri ise tamamlanarak test prosedürlerine geçilecek. Köprünün ana kablolarının çekilmesi için gerekli çalışma platformu oluşturan kedi yolunun (cat walk) ise döşeme işlemi tamamlanarak yüzde 90'ı bitti. Çalışan personel bu sayede Asya kıtasından Avrupa kıtasına kedi yolu üzerinden geçebilecek. Köprüde kullanılacak 176 adet eğik askı halatın 60'ının montajı gerçekleştirildi. 5,2 mm çapında ve 1960 mega pascal (MPa) mukavemetine sahip olan eğik halatların, ana kablodaki çelik tellerden daha kuvvetli olduğu vurgulandı.
