---
title: "Bala’da afetzedelerin istekleri konut teslimini geciktirdi"
date: "2011-12-09 11:18:03"
author: "CİHAN"
tags: "Ankara"
canonical_url: "https://www.mynet.com/balada-afetzedelerin-istekleri-konut-teslimini-geciktirdi-180100080961"
original_url: "https://www.mynet.com/balada-afetzedelerin-istekleri-konut-teslimini-geciktirdi-180100080961"
---
# Bala’da afetzedelerin istekleri konut teslimini geciktirdi
Ankara'nın Bala ilçesinde, 2007 yılında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, evleri zarar gören depremzedeler için yapılan deprem evlerinin hak sahiplerine 4 yıldır teslim edilemediği iddialarına TOKİ’den açıklama geldi.   
Ankara Bala 726 afet konutunun ihalesinin 07.08.2008’de yapıldığına dikkat çekilen açıklamada “Afetzedelerin konutların yer değişikliği ve sözleşmede olmayan mutfak dolabı” gibi taleplerinin konut teslimlerini geciktirdiği bildirildi. Açıklamada, “Kendi arsası üzerine konut yapılan ve hak sahipleri belli olan konutlardan 135 konut teslim tutanakları düzenlenerek teslim edilmiştir.” denildi.   
726 afet konutunun ihalesinin 07.08.2008 tarihinde yapılıp firmaya yer tesliminin 10.09.2008 tarihinde gerçekleştirilerek işe başlanıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Toplamda 2 ilçe 35 köyde ayrı ayrı bölgelerde iş planlanmıştır. Ancak müstakil konut hak sahipleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına müracaat ederek, konut yapılacak alanlarda yer değişikliği yapılmasını talep etmişlerdir. Ayrıca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden gelen hasar tespit ve taleplere esas olarak konut sayısı 737’ye çıkmıştır. Bu sebeplerden kaynaklı olarak çalışılamayan süreler için ilgili yükleniciye süre uzatımı verilmiştir. Ayrıca afetzedelerin sözleşmede olmayan mutfak dolabı talepleri değerlendirilmesi neticesinde de süre uzatımı hasıl olmuştur.”   
Değişikliklere esas işin 01.06.2011 tarihinde bitirilerek geçici kabul işlemlerine başlanıldığına vurgu yapılan TOKİ açıklamasında, konutların geçici kabulünün de onaylanmak üzere olduğu bildirildi. Açıklamada, “Ayrıca kendi arsası üzerine konut yapılan ve hak sahipleri belli olan konutlardan 135 konut teslim tutanakları düzenlenerek teslim edilmiştir. Kura sonucu teslim edilecek konutların geçici kabul tutanağının onaylanmasına müteakip alınacak iskan belgelerinden sonra teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.
