---
title: "Hadrianaupolis Antik Kenti Çatı İhalesi İptal Edildi"
date: "2012-06-29 17:35:32"
author: "İHA"
tags: "Karabük"
canonical_url: "https://www.mynet.com/hadrianaupolis-antik-kenti-cati-ihalesi-iptal-edildi-180100301290"
original_url: "https://www.mynet.com/hadrianaupolis-antik-kenti-cati-ihalesi-iptal-edildi-180100301290"
---
# Hadrianaupolis Antik Kenti Çatı İhalesi İptal Edildi
Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti Kilise B ahşap konstrüksiyon çatı ve seyir terası yapım işini alan müteahhidin sözleşmesinin fesih edildiğini söyledi.
Genel Sekreter Mehmet Uzun, sözleşmenin fesih edilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hadrianaupolis Antik Kenti Kilise B Ahşap Konstrüksiyon çatı ve seyir terası yapım işini 343 bin liraya ihale edildiğini ancak yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin eki olan teknik şartnamenin 1. maddesinde 'Avan projesi verilmiş yapının uygulama projesi ve statik hesaplamaları yüklenici tarafından yapılacaktır' ibaresi gereğince, yüklenici tarafından yapılan uygulama projesi idaremize teslim edilmiştir. İdaremize teslim edilen uygulama projesi Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce uygun bulunmamıştır” dedi. Yüklenici firmanın kurul tarafından onaylanan projeler üzerinde yaptığı inceleme ve hesaplamalar sonucunda imalatlarda çok büyük artışın meydana geldiğini tespit etmiş ve bu durumu kendilerini 14.06.2012 tarihli dilekçesi ile ekinde yer alan mukayeseli keşifte bildirildiğini de anlatan Uzun, şunları söyledi:
“İdaremiz tarafından yapılan inceleme ve tetkik sonucunda, iş artışının mukayeseli keşifte belirtildiği üzere yüzde 115 olduğu görülmüştür. 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 24. maddesi gereği anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin yüzde 10’ una kadar oran dahilinde aynı yükleniciye işin yaptırılabileceği belirtildiğinden yüklenici firma ile idaremiz arasında yapılan anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında bu işin yaptırılamayacağı anlaşılmıştır. Yükleniciye sözleşme kapsamında teslim edilen projeler üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda, Koruma Kurulunca onaylanan uygulama projeleri doğrultusunda meydana gelen iş artışının yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil ettiğinden dolayı 4735 sayılı kamu İhaleleri Sözleşme Kanunun 10. Maddesinin ( e ) bendi gereğince sözleşmenin feshi ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu Başkanlığına yazı yazılmıştır” diye konuştu.
