---
title: "İki Yılda Tamamlanacağı Açıklanan Inşaatının Akıbeti Belirsiz"
date: "2012-12-12 10:59:39"
author: "CİHAN"
tags: "Trabzon", "Manisa"
canonical_url: "https://www.mynet.com/iki-yilda-tamamlanacagi-aciklanan-insaatinin-akibeti-belirsiz-180100583831"
original_url: "https://www.mynet.com/iki-yilda-tamamlanacagi-aciklanan-insaatinin-akibeti-belirsiz-180100583831"
---
# İki Yılda Tamamlanacağı Açıklanan Inşaatının Akıbeti Belirsiz
Yapıldığı alana radyoaktif maddeler içeren malzemeler gömüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binası inşaatının akıbeti belirsizliğini koruyor. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımına başlanan hizmet binası inşaatında aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen hiçbir gelişme olmadı. Bu yılın ocak ayında inşasına başlanan ve yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan inşaat, temel kazısının ardından durdu.
Cihan Haber Ajansı (Cihan) muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha önceki dönemlerde sözkonusu alanda ek bina yapmak için proje hazırladı ve Trabzon Belediyesi’nden de ruhsat aldı. Kaşüstü’nde yapılan hastanenin ardından ise yeni bina yapımından vazgeçildi. Bir süre sonra İl Sağlık Müdürlüğü sözkonusu alanda hizmet binası yapmak için bir proje hazırladı. Belediyeden ve Anıtlar Kurulu’ndan da gerekli ön izinler alındı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 1 Aralık 2011 tarihinde yapılan ihalenin ardından 13 Ocak 2012’de ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. 650 günde tamamlanması planlanan inşaat için temel kazısına hemen başlandı. Yetkililer, bu sırada ruhsat için Trabzon Belediyesi’ne başvurdu, ancak İmar Komisyonu bazı çekinceler koydu. Komisyonun kararı doğrultusunda Belediye Meclisi hastane önündeki yolun ileride genişletilme ihtimalini de dikkate alarak Sağlık İl Müdürlüğü bina inşaatının 10 metre kuzeye kaydırılması kararı aldı. Ancak bu kez de hizmet binası hemen kuzeyinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)’nin üzerine geldi. İnşaatın bu şekilde devam edebilmesi için ise ADSM’nin boşaltılması gerekti. İnşaatını yapılabilmesi için ADSM’ye yeni bir yer arayışına başlandı. Ancak aradan geçen aylara rağmen o konuya da bir çözüm bulunamadı.
Yüklenici firma ise sürecin uzamasından dolayı ekonomik kaybı olacağı iddiası ile TOKİ’den ek ücret talep etti. TOKİ’nin bu talebe olumlu cevap vermemesi üzerine de firma tasfiyesini istedi. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle söz konusu inşaatta uzun süredir hiçbir çalışma yapılamıyor. İnşaatın bundan sonra ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.
İnşaatın yapılabilme için ADSM’ye yeni bir yer bulunması gerektiğini belirten yetkililer, bu konudaki arayışların sürdüğünü ifade ediyor. Bu ay içerisinde bir çare bulunamaması halinde ise ihalenin tasfiye edilerek, daha sonra yeni bir ihale yapılmasının planlandığını kaydetti.
