---
title: "Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi"
date: "2018-04-10 17:39:35"
author: "İHA"
tags: "Isparta", "Burdur", "Sütçüler"
canonical_url: "https://www.mynet.com/ispartada-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi-gerceklestirildi-180103923492"
original_url: "https://www.mynet.com/ispartada-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi-gerceklestirildi-180103923492"
---
# Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da 2018 yılının ilk 3 ayı sonunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan çalışma bilançosunun ortaya konulduğu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Yılın ilk 3 ayında 663 proje üzerinde çalışıldığı belirtilirken, bu projelere ayrılan ödenek ile yüzde 28 parasal gerçekleşme, yüzde 23 fiziksel gerçekleşme sağlandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu, 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin yaptıkları yatırımları değerlendirmek üzere Valilik Göl Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.Toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Akman başkanlık yaparken, kamu kurumları ve belediye başkanları da hazır bulundu.Yılın ilk 3 ayında çalışılan 663 projede yüzde 28 parasal, yüzde 23 fiziksel gerçekleşme sağlandıİl Koordinasyon Kurulu’nda Valilik tarafından oluşturulan bilgilendirme ve kamu Kurum ve Kuruluşlarının hazırladıkları Yatırım İzleme Raporlarına göre 01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 tarihi itibariyle, üç aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi şöyle özetlendi; “2018 yılı Mart ayı sonu itibariyle ilimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 4 milyar 519 milyon 610 bin 790 TL olan 663 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 490 milyon 486 bin 740 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 137 milyon 697 bin 390 TL’si harcanarak yüzde 28 parasal gerçekleşme, yüzde 23 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.Yatırımları merkezi ve yerel yönetimlere göre incelediğimizde; yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 4 milyon 141 bin 396-.420 TL olan 355 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2018 yılı ilk üç aylık döneminde toplam 298 milyon 884 bin 950 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 105 milyon 912 bin 30 TL’si harcanarak yüzde 35 parasal gerçekleşme, yüzde 31 oranında da fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimiz 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 378 milyon 214 bin 370 TL olan 308 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2018 yılı ilk üç aylık döneminde toplam 191 milyon 601 bin 790 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 31 milyon 785 bin 360 TL’sini harcayarak yüzde 17 parasal gerçekleşme, yüzde 14 fiziksel gerçekleşme sağlamışlardır” denildi.Çobanoğlu: “Şarkikaraağaç- Gelendost arasındaki yol 2018’de bitirilecek”Toplantıda kente yapılan karayolu hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, “Isparta’da 747 kilometrelik yol ağımız mevcuttur. Isparta ilinde 11 projemizin bedeli 2,121 milyar TL’dir. Önceki yıllarda 146 milyon lira harcamıştık. 2018 yılında şuana kadar 41 milyon ödeneğimizin tamamı harcandı. 2018 yılında 221 milyon TL harcama yapmayı planlıyoruz. Bu planlamamızda 16 kilometre bölünmüş yol çalışmaları tamamlanacaktır. Burada Şarkikaraağaç- Gelendost arasındaki kesimin tamamını 2018 yılında bitirip hizmete açmış olacağız” dedi.2018’de yapılacak olan 3 adet üst geçitin ihalesi tamamBölge Müdürü Çobanoğlu ilçelerdeki çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “2018 yılında Isparta geçişinde 3 adet üst geçidimizin ihalesi yapıldı, çalışmalara başlanacak. 1 adet de Eğirdir geçişinde talep var. Onunla ilgili de yer tespiti yapılıp, orada da üst geçit çalışmaları yapılacak. 2018 yılında Isparta-Eğirdir yolunun tamamı yılsonu itibariyle bitirilecektir. Sütçüler tarafından da statik kaplama çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.“Isparta - Burdur Dostluk Yolu için her an ihaleye çıkabiliriz”Çobanoğlu son olarak, “2018 yılı çalışmalarımızda Dereboğazı yolunda Ağlasun ayrımından sonra 2 kilometre kadar daha devam edeceğiz. Dostluk yolunun ihale hazırlık süreci devam ediyor. 2018 yılında Dostluk yolunu ihale etmeyi planlıyoruz. Bu yol için her an ihaleye çıkabiliriz. Migros Kavşağı alanında peyzaj çalışmaları devam ediyor. Haziran ayı ortasına kadar da Migros Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları devam edecek” dedi. ![Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/8172122/640xauto.jpg)![Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/8172123/640xauto.jpg)![Isparta’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/8172126/640xauto.jpg)
