---
title: "İzmir Metrosu 9 ay daha ertelendi"
date: "2011-09-02 11:44:50"
author: "CİHAN"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://www.mynet.com/izmir-metrosu-9-ay-daha-ertelendi-180100044049"
original_url: "https://www.mynet.com/izmir-metrosu-9-ay-daha-ertelendi-180100044049"
---
# İzmir Metrosu 9 ay daha ertelendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 Haziran ayında yapımına başlanan 5,5 kilometrelik Üçyol-Üçkuyular metro hattının bitiş tarihi yine ertelendi. Borege-Sigma Konsorsiyumu, 11 Ağustos 2011'de dolan üç istasyonun yer aldığı ikinci etap çalışmaları için 2012 Mayıs sonuna kadar ek süre istedi. Firmanın isteği, belediye tarafından uygun bulundu.  
27 Ocak 2011'de, "Kötü bir mani olmazsa dört istasyonu haziran sonu veya temmuz içinde, geri kalan üç istasyonu da ekim ayında açmayı planlıyoruz." diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 30 Mart 2011'de de, "Gün vermiyorum ama bir sabah bakmışsınız ki bu dört istasyon açılmış." demişti. Ek sürenin, Poligon İstasyonu'ndaki eksik işlerin tamamlanması için verildiğini belirten Kocaoğlu, "İzmirspor ve Hatay istasyonlarının yapımını öngören birinci etapta ince işler bitti, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapılıyor. Bu iki istasyon, Ege Üniversitesi Hastanesi-Evka3 hattıyla birlikte kısa sürede hizmete sokulacak. Onları Göztepe İstasyonu izleyecek. Poligon İstasyonu'nu aşmadan Fahrettin Altay'a ulaşamıyoruz. O nedenle Poligon ve Fahrettin Altay'ın bitmesini beklemeden Göztepe İstasyonu'nu da süreç içinde devreye alabileceğiz." şeklinde konuştu.  
Yerin 25 metre altında, rayların üzerinde 24 Mayıs 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Kocaoğlu, "Hedefimiz, önümüzdeki en geç iki ay içinde açmak. Tabii bu işlerde hata yahut aksilikler, öngörülemeyen aksaklıklar oluyor, 15-20 gün gecikiyor. Bazen müteahhit bırakıp gidiyor, iki sene aksıyor. Bunların hepsini beraber yaşadık. Bunun bize faturası, altı senede 5,5 kilometre metro hattını bitirememek oldu." demişti. Bu açıklamayla istasyonların tamamlanma sürecinin uzama ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Metronun 11 kilometrelik Bornova-Üçyol birinci etabını ise dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, 2,5 yıl içinde tamamlayarak hizmete açmıştı.  
BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU'NUN METRO İÇİN VERDİĞİ SÖZLER  
3 Mart 2009: Üç istasyonu (İzmirspor, Hatay, Göztepe) en kısa zamanda açmak mümkün. İki istasyon bittikten sonra raylar döşenecek. Firmanın sahibi burada; ya 2009'un sonuna kadar burayı bitirecek ya da kendisi bitecek. Ben söz veriyorum, 31 Aralık akşamı metro çalışmaya başlamazsa kendisi bilir. Ben de ne yapacağımı bilirim.  
25 Nisan 2009: 2010 Ocak ayında metronun devreye girmesi için inşaat çalışmalarını her gün, her an izliyoruz. 24 saat takip ettiğimiz bir iş. Uykuda bile metroyu hesaplıyoruz.  
7 Temmuz: Üçyol-Üçkuyular hattı, 2010'da bitirilecek.  
31 Aralık 2009: 2010 yılı içinde İzmir'de metro sorunu çözülecek. 2010'da Üçyol-Üçkuyular bitecek.  
25 Şubat 2010: 2010 yılı sonu veya 2011 yılında metronun ışığını görebileceğiz.  
8 Nisan 2010: Kamu İhale Kurumu, canı sıkıldıkça bizim ihaleleri iptal ediyor. Mayıs ayında yeniden ihaleye çıkacağız. 2011 yılı içinde Bornova Evka3'ten binip Üçkuyular'da inilecek.  
26 Ağustos 2010: İzmirspor ve Hatay istasyonlarının 2011 Nisan ayında tamamlanarak deneme seferlerine başlaması planlanıyor. Diğer üç istasyonun ise 2011 Ağustos sonunda hizmete alınması planlanıyor.  
14 Haziran 2010: İzmirspor ve Hatay istasyonlarında Nisan 2011'den, Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarından da ağustos ayından itibaren yolcu taşımaya başlamayı planladık.  
19 Kasım 2010: İstasyonlar, 2011'de iki aşamada hizmete açılacak.  
27 Ocak 2011: Kötü bir mani olmazsa dört istasyonu haziran sonu veya temmuz içinde, geri kalan üç istasyonu da ekim ayında açmayı planlıyoruz.  
30 Mart 2011: Gün vermiyorum ama bir sabah bakmışsınız ki bu dört istasyon açılmış.
