---
title: "Malatya Arena Stadı’nın Yüzde 90’ı Tamamlandı"
date: "2016-09-20 17:58:37"
author: "İHA"
tags: "Malatya", "İnönü Üniversitesi", "Ulaş", "Türkiye"
canonical_url: "https://www.mynet.com/malatya-arena-stadinin-yuzde-90i-tamamlandi-180103223150"
original_url: "https://www.mynet.com/malatya-arena-stadinin-yuzde-90i-tamamlandi-180103223150"
---
# Malatya Arena Stadı’nın Yüzde 90’ı Tamamlandı
Yapımı devam eden Malatya Arena Stadı’nın yüzde 90’lık bölümünün tamamlandığı bildirildi.Yürütülen çalışmalar kapsamında Haziran sonunda çelik konstrüksiyon ve çevreleme işi bitirilen, Temmuz başında ise üst kaplama çalışmaları tamamlanan Malatya Arena’da son olarak zemin düzeltmesi ve tribün koltuklandırması işlerine başlandı.Yürütücü firmanın yetkilileri stadının yüzde 90’lık bölümü tamamladıklarını, çatı kaplamasının ardından tribün, boya ve cam takma işlerine başlayacakları ifade etti. Üst bölümü tamamen demir bir ağla kaplanan stat, kuş yuvası şeklini alırken, yetkililer bu görüntünün daha sonra kayısı görünümüne döneceği belirtildi.-Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapması bekleniyorTüm planların liglerin ikinci yarısına göre ayarlandığı Malatya Arena’da çevre düzenlemesi için ise Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapımına başlamasının beklendiği ifade ediliyor. İçerisinde Malatya Arena Stadı ile birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu Hizmet Binası, atletizm pisti, iki adet çim saha ve tam teşekkülü bir tenis kortunun bulunduğu alana giden yolların bozuk olmasının yüklenici firmanın çevre düzenlemesi yapmasına engel teşkil ettiği belirtiliyor.Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden gerekli hassasiyeti beklediklerini ifade eden Malatya Arena Stadı yüklenici firması yetkilileri, şuan anki çalışmalar esnasında yol noktasında sıkıntılarının bulunduğu kaydetti. İnönü Üniversitesi yerleşkesi karşısında bulunan ve kullanılmayan tali yol, Malatya Arena Stadı’na ulaşım için kullanılan tek yol olduğu vurgulandı.
