---
title: "Scadalı Sistem İçmesuyu Eylül Ayı Sonunda Hizmete Giriyor"
date: "2014-08-08 12:34:30"
author: "İHA"
tags: "Kilis", "yangın", "Belediye başkanı", "Recep Tayyip Erdoğan"
canonical_url: "https://www.mynet.com/scadali-sistem-icmesuyu-eylul-ayi-sonunda-hizmete-giriyor-180101491117"
original_url: "https://www.mynet.com/scadali-sistem-icmesuyu-eylul-ayi-sonunda-hizmete-giriyor-180101491117"
---
# Scadalı Sistem İçmesuyu Eylül Ayı Sonunda Hizmete Giriyor
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Scadalı sistemi içme suyu şebeke hattının Eylül ayının sonunda tamamlanacağını şebeke hattı tam devreye alındığında sorunsuz ve son teknoloji ile halka hizmet edileceğini söyledi.Belediye Başkanı Hasan Kara, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ile belediye birim müdürleri ile Recep Tayyip Erdoğan Meydanında basını bilgilendirme toplantısı yaptı.Scadalı sistemi kuran firmadan detaylı bilgi alan Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, 4 Mayıs 2012 Tarihinde ihalesi yapılan ‘Kilis Merkez Scadalı Sistem İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım işi ihale komisyonun 28 Mayıs 2012 tarih Güçlü İnş.San. ve Tic.Ltd. Şti’ne ihale edildiğini ifade ederek, “18 Myıs 2012 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 22 Haziran 2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandı. Scadalı Sistem İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım işinin ilk keşfi 19 milyon 711 bin 690 TL+KDV’dir. İhale şartnamesinde belirtilen işin süresi 500 gün ve süre sonu 31 Aralık 2013 olup, ilk keşif işin süresi içerisinde tamamlanmıştır.“İşin keşfi dolduğundan dolayı Kilis Scadalı Sistem İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım işinin eksik kaldığını ifade eden Kara, “Bu eksikler, şebeke hattı 20 bin metre, SCADA otomasyon sistemi, ev bağlantıları (16 bin adet), abone servis hattı (2 bin 500 adet ) eksiklerle birlikte işin keşfi dolduğundan dolayı 31 Aralık 2013 tarihinde işe ara vermiş olup çalışma durmuştur. Yukarıda belirtilen eksiklerin tamamlanması için ilave 3 milyon TL (KDV dahil ) ek bütçe tahsis edilmiş olup, yüklenici 15 Mayıs 2014 tarihinde tekrar çalışmaya başlamıştır” dedi.Kara, 31 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile Scadalı sistem içmesuyu şebeke hattı yapım işinin tamamlanan kısımları ile ilgili şunları söyledi:“Şebeke hattı (HDPE 10 atü) 386 bin metre, 5 bin M3 Lük Betonarme Su Deposu, 1 adet (scada sistemine entegreli ), 3 bin M3 ‘lük betonarme su deposu1 adet Scada Sistemine Entegreli, asfalt yapımında ise 129 bin 847 metrekare, kilit parke taşı yapılması 174 bin 922 metrekare, Scadalı kontrol binası, 400 metrekare 1 adet Scadalı kontrol istasyonu, 12 adet yangın hidrantı, 100 adet abone servis hattı, 16 bin 533 adet ev bağlantısı 8 bin 750 adet, yapımı devam eden imalatlar 3 bin metre şebeke hattı (Akcurun bölgesi ), 7 bin 250 adet ev bağlantısı 400 adet abone servis hattı, yapımı devam eden imalatların tamamlanması ile birlikte Scadalı Sistem İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım işi tamamlanmış olacaktır. 10 bin M3’lük deponun beslediği yeni şebeke hattı 181 bin 350 metre olup bu hat özerinde bulunan 8 bin 725 ev bağlantısı yapılmış olup düzenli olarak yeni şebekeden su almaktadırlar. 5 bin M3’ lük deponun beslediği yeni şebeke hattı 114 bin metre olup o tamamlanmıştır. Bu hat özerinde bulunan 5 bin 500 ev bağlantısı yapılacaktır. 3 bin M3’lük deponun beslediği yeni şebeke hattı 91 bin metre olup tamamlanmıştır. Bu hat özerinde bulunan 2 bin 250 ev bağlantısı yapılacaktır. Toplam 386.000 metre uzunluğunda yapılan hat üzerinde 25 bin 258 noktadan ev ve abone bağlantısı yapılmıştır. 25 bin 258 noktada yapılan bu bağlantılardan dolayı doğal olarak şehrin belirli bölgelerinde bazı aksaklıklar da yaşanmıştır. Şehrin çeşitli bölgelerinde toplamda 3 bin 500 adet vana çalınmış bu sebeple de bu bölgelerde su kayıp-kaçakları meydana gelmiştir. Yine şehrimizde yapılan yol-kanalizasyon çalışmaları ve işçilik hatalarından kaynaklanan priz kolyelerde kırıklar meydana gelmiştir. Toplamda 210 adet olan bu kolye kırıkları sebebiyle bazı bölgelerde su kayıpları yaşanmıştır. Acilen bu bölgelere müdahale edilerek arızalar giderilmiştir.“Belediye Başkanı Hasan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:“Halkımızın daha sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi adına bu basın toplantısı düzenlenmiştir. Şebeke hattımızda kullanılan bütün malzemeler 1. Kalite malzemedir. Ayrıca bu hatlar üzerinde herhangi bir bölgede boru ya da kaynak patlaması yaşanmamıştır. Yaşanan aksaklıkların sebebi yukarıda belirtilen sebeplerle yaşanan sorunlardır. 386 bin metre uzunluğunda yapılan altyapı çalışmaları üzerinde yapılan 25 bin 258 adet nokta bağlanmış ve bu bağlantılardan dolayı yaşanan aksaklık toplamda 210 adettir. Yüzdesel olarak bir hesap yapmak gerekirse, bu büyüklükteki işte binde 0,08 oranında bir aksaklık yaşanmıştır. Bu ölçekte yapılan işlerde yüzde 3-5 oranında aksaklık yaşanması normal karşılanırken, ilimizde yapılan şebeke hattında bu oran ortalamanın çok altındadır. Sonuç olarak şebeke hattında yaşanan ufak sorunlar tamamen öngörülen problemlerdir. İşleyişle ilgili herhangi bir problem bulunmamaktadır. Eylül ayının sonunda tamamlanacak olan şebeke hattı tam devreye alındığında sorunsuz ve son teknoloji ile halkımıza hizmet edecektir.” ![Scadalı Sistem İçmesuyu Eylül Ayı Sonunda Hizmete Giriyor](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/4107862/640xauto.jpg)![Scadalı Sistem İçmesuyu Eylül Ayı Sonunda Hizmete Giriyor](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/4107863/640xauto.jpg)
