---
title: "TOKİ Başkanı, Van'daki firmaların çift vardiya çalışmalarını istedi"
date: "2012-01-24 12:41:46"
author: "CİHAN"
tags: "Ankara"
canonical_url: "https://www.mynet.com/toki-baskani-vandaki-firmalarin-cift-vardiya-calismalarini-istedi-180100098672"
original_url: "https://www.mynet.com/toki-baskani-vandaki-firmalarin-cift-vardiya-calismalarini-istedi-180100098672"
---
# TOKİ Başkanı, Van'daki firmaların çift vardiya çalışmalarını istedi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Van’da ihale alan firmalara önemli uyarılarda bulunarak, işlerini hızlandırmalarını istedi. Van ve Erciş’te afet kalıcı konutlarını ve konteynerlerin konuşlandığı alanlardaki alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Karabel, firma yetkilileriyle yaptığı toplantıda, “Bütün yükleniciler kapasitesini iki katına çıkaracak. Normal şartlara göre değil, olağanüstü şartlara göre organize olun ve çalışın. Konutlar sosyal donatılarıyla birlikte Ağustos ayı sonuna yetişmeli. Kolay değil ancak imkansız da değil. Programlarınızı yeniden revize edin.” uyarılarında bulundu. Karabel, 9 bin 883 konut ile birlikte 18 okul, 17 ticaret merkezi ve 16 cami inşa edecek firmalardan gerektiğinde iki vardiya çalışmalarını istedi.
TOKİ Başkanı Karabel, Van'da Bostaniçi, Kevenli ve Erciş’deki şantiyelerde incelemelerde bulundu. İnşaatların geldikleri aşamaları yerinde gördü ve firma yetkililerinden bilgi aldı. İhalesi yapılacak afet kalıcı konutlarının konuşlandırılacağı arazilerde de incelemelerde bulunan Karabel, daha sonra Bostaniçi’ndeki şantiyede TOKİ’den ihale alan firmaların yetkilileri ile toplantı yaptı. Toplantıda firma temsilcilerinden tek tek programları hakkında bilgi aldıktan sonra önemli uyarılarda bulundu. Karabel, ihaleleri yapılan konutlara ilaveten ihaleleri yapılacak, Erciş’te 2 bin 496, Van Kalecik’te ise 2 bin 170 afet kalıcı konutu ile birlikte 9 bin 883 konuta ulaşılacağına dikkat çekti. Karabel, konutların ağustos ayı sonuna kadar tamamlanabilmesi için mart ayı sonunda kaba inşaatlarının tamamlanması gerektiğini bildirdi. Bu nedenle programında gecikme olan firmaların, programlarını gözden geçirerek tekrar revize etmesini, konut imalatlarında gecikme yaşanmamasını istedi. Karabel, “Konutlarla birlikte sosyal donatıların da tamamlanması gerekiyor.” dedi.
Firmalardan iki vardiya çalışmalarını isteyen TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, “Simav’da deprem konutları 6 ayda bitti. Simav depremi yaz aylarına denk geldi. Ancak Van depremi kış aylarında yaşandı. Şartlar zor olda da şu anda çalışabiliyorsunuz. Bu nedenle bu günlerin kıymetini bilmeliyiz. Olağanüstü şartlara göre çalışmalıyız. Bu kış uzun sürebilir. Bu nedenle ileride kaybedeceğimiz zamanı bu günlerde telafi etmek zorundayız. Tüm yükleniciler kapasitesini arttıracak.” diye konuştu.
Karabel, yeni ihale alan firmaların da Van’da çalışmalara başlamasıyla beton sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekerek, tüm firmaların beton santrallerini de kurmaları gerektiğini bildirdi. TOKİ Başkanı, “Yeni yüklenicilerin Van’a gelmesiyle birlikte beton konusunda sıkıntı yaşanılabilir. Kalifiye eleman sıkıntısı olabilir. Bunun planlamasını şimdiden yapmak zorundasınız. Programlarınızı revize etmek zorundasınız. Malzemelerin bağlantılarını şimdiden yapın. Planlamalarımızı netleştirelim.” uyarılarında bulundu.
