---
title: "Tramvayda Alt Yapı Çalışmaları Büyük Oranda Tamamlandı"
date: "2016-12-12 13:51:37"
author: "İHA"
tags: "Kocaeli", "Bursa", "İzmit"
canonical_url: "https://www.mynet.com/tramvayda-alt-yapi-calismalari-buyuk-oranda-tamamlandi-180103317199"
original_url: "https://www.mynet.com/tramvayda-alt-yapi-calismalari-buyuk-oranda-tamamlandi-180103317199"
---
# Tramvayda Alt Yapı Çalışmaları Büyük Oranda Tamamlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Akçaray tramvay inşaatında, alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte raylı taşıma döneminin ilk ve en önemli hamlesi olan Akçaray tramvay projesinin inşaat aşaması aralıksız ilerliyor. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sekapark arasındaki 7,2 kilometrelik hatta karşılıklı olarak çalışacak Akçaray’da altyapı deplase çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bir yandan ray döşeme çalışmaları devam ederken, bir yandan da Bursa’daki fabrikada tramvay araçlarının üretimi devam ediyor.Faaliyete başladıktan sonra İzmit kent içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan tramvay projesinde alt yapı deplase çalışmalarında büyük yol alındı. İnşaat alanı boyunca deplase çalışmalarının tamamlandığı noktalarda tramvay rayları döşeniyor. Trafik sorunu oluşturmamak adına bazı kavşaklarda kazı çalışması gerçekleştirilmiyor. Yaklaşık toplam 500 metrelik mesafeyi kapsayan bu kavşaklardaki kazı çalışmaları gerekli şartlar sağlandığında trafiği aksatmayacak şekilde yapılacak. Tramvay çalışmalarında sadece Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde kazı çalışmaları devam ederken, buradaki çalışmalar bitince tramvay yapım işinde hat kazı ve dolgu işleri de sonlanacak.Tramvay çalışmalarında 6 adet trafo binası imalatında ise sona gelindi. Sıva imalatı biten trafo binalarında, bina kaplama çalışmaları ise devam ediyor. Tramvay araçlarının enerjisini alınacağı telleri taşıyan kataner direklerinin temel imalatı da devam ediyor. Bu imalatlar kapsamında 5 metreye kadar farklı boylarda foraj işi yapılıyor. Kataner direkleri de depo sahasına getirildi. Sürekliliği sağlanan hatlarda montaj işlerine geçilecek.Tramvay hattın üst dolgularının yapımına da devam ediliyor. Gazi Mustafa Kemal(GMK) bulvarında devam eden çalışmalarda, hemzemin hale getirilen kısımlarda yayaların geçişi de sağlandı. Bulvar boyunca kaldırım imalatında ise sona gelindi. Büyük ölçüde betonlama çalışmaları biterken, kaplama işlerine geçilecek.Elektrik işlerinde ise tramvayı besleyecek hatların kazılarında, Alikahya İndirici merkezden trafo merkezi 6’ya ve Seka İndirici Merkezden trafo merkezi 2’ye kazı işleri tamamlandı. Bu çalışmalar sırasında esnafın ve vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için de Büyükşehir tarafından gerekli önlemler alınıyor. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği noktalarda vatandaşların ulaşımında aksama olmaması için seyyar yaya köprüleri kuruluyor, araçlar için ise alternatif güzergahlar oluşturuluyor. Alt yapı çalışmaları en hızlı şekilde tamamlanarak, hemen üst yapıda rayların döşenmesine geçiliyor. Alt yapı ve üst yapının tamamlandığı yerlerdeki yollar ise hemen trafiğe açılıyor.
