---
title: "Yat Limanı Kentsel Tasarım Ve Uygulama Projesi"
date: "2012-07-03 16:24:35"
author: "İHA"
tags: "Antalya", "antalya"
canonical_url: "https://www.mynet.com/yat-limani-kentsel-tasarim-ve-uygulama-projesi-180100306866"
original_url: "https://www.mynet.com/yat-limani-kentsel-tasarim-ve-uygulama-projesi-180100306866"
---
# Yat Limanı Kentsel Tasarım Ve Uygulama Projesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kaleiçi Yat Limanı’nda başlatılan Yat Limanı Kentsel Tasarım ve Uygulama Projesi’nin daha önce bildirilen tarihte tamamlanamadığı ifade edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Yat Limanı’nda başlatılan Yat Limanı Kentsel Tasarım ve Uygulama Projesi ile ilgili yazılı bir açıklama açıklamalarda bulundu. Gecikmenin iki nedeni bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Turizm sezonu öncesi 15 Mayıs 2012 tarihinde bitirilmesi şartıyla ihalesi yapılan projede, daha iyi olması amacıyla bir takım zorunlu değişiklikler yapılmıştır. Örneğin projenin ilk halinde yer alan deniz yüzeyinde yüzer pontomlar, Devlet Ulaşım Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı için projede revizyon yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu gecikme süresi nedeniyle işi yapan müteahhide bir aylık ek süre verilmiştir. Öte yandan müteahhitten kaynaklanan bazı gecikmeler de yaşanmıştır. Müteahhidin çalıştırdığı taşeron firmalar ve elemanlarından kaynaklanan ve malzeme temininde de bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Bu da planlanan zamanın sarkmasına neden olmuştur. Gecikmenin 2 temel nedeni, zorunlu proje değişikliği ve müteahhitten kaynaklanan gerekçelerdir” denildi.
Çalışmalar süresince Yat Limanı’nda yolun trafiğe kapatılmadan iş yapma çabasının da işi uzattığı belirtilirken, bunun gerekçesinin de Yat Limanı’ndaki işyeri sahiplerinin ve turistlerin mağdur edilmemesi olduğu açıklandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için müteahhide çeşitli baskıların uygulandığının belirtildiği açıklama şöyle devam etti:
“15 Haziran 2012 tarihinden itibaren müteahhide cezai işlem uygulanmaktadır. Müteahhit, projeyi geciktirdiği her gün için ceza ödemektedir. Belirtilen nedenlerden dolayı yaşanan gecikmenin Antalya’ya ve Kaleiçi Yat Limanı’na yakışan nitelikte bir projeyi gerçekleştirmeye yönelik olduğunu hatırlatır, Antalya halkının ve ziyaretçilerin proje bitiminde yaşayacağımız güzelliklerle bizi bağışlayacağını umarak, kamuoyuna saygıyla duyururuz”.
